<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><Search><pages Count="6"><page Index="1"><![CDATA[内蒙古自治区人民政府办公厅关于加快

                   新能源和电网工程审批建设若干措施的通知







                                             内政办发〔2024〕6 号









                各盟行政公署、市人民政府，自治区各委、办、厅、局，各大企


                业、事业单位：


                      为深入贯彻落实自治区党委十一届六次全会、自治区党委十

                一届七次全会暨全区经济工作会议和 2024 年自治区“两会”精


                神，加快新能源项目建设，推进新能源高质量全面争先发展，率

                先构建以新能源为主体的新型电力系统，促进经济社会高质量发


                展，经自治区人民政府同意，现就加快新能源和电网项目审批建


                设若干措施通知如下。

                      一、提升新能源项目前期工作深度


                      明确新能源项目论证深度、接入系统方案设计研究报告深度，

                科学编制新能源和配套电网项目规划。新能源项目申报纳规前应


                落实拟选场址，完成敏感因素排查并取得相关支持性文件，完


                成投资决策或出具落实投资承诺函，取得电网企业出具的接入系

                统意见。（责任单位：自治区能源局及有关部门单位，地方各级


                能源主管部门，各电网企业、发电企业按职责分工负责）


                                                                                               - 1 -]]></page><page Index="2"><![CDATA[二、推动新能源项目和接网工程同步纳规


                      配套 220 千伏及以下接网工程应与新能源项目同步完成敏感


                因素排查和可行性论证，与新能源项目同步“即报即批”一并纳

                入规划；自治区批复的新能源项目配套 500 千伏接网工程在新能


                源项目纳规后的 30 个工作日内上报国家申请纳规。（责任单位：

                自治区能源局及有关部门单位，各盟行政公署、市人民政府，各


                电网企业、发电企业按职责分工负责）


                      三、推进接网工程同步纳入国土空间规划

                      根据自治区电力发展规划调整，电网企业须在规划印发后 60


                天内提出电网基础设施建设用地、架空电力线路走廊、电缆通道

                等空间资源需求，编制电力设施国土空间专项规划，经同级能源、


                自然资源主管部门联合审核后，报请盟行政公署、市人民政府及


                旗县（市、区）人民政府批准并纳入同级国土空间详细规划。（责

                任单位：自治区能源局、自然资源厅，各盟行政公署、市人民政


                府，各电网企业按职责分工负责）


                      四、压减项目前期手续办理环节

                      新能源和电网项目办理用地、使用林（草）等各项前期手续，


                审批部门对申报材料“只补正、不退回”，对需要补正的申报材


                料一次性告知且只补正一次；申报单位一次性完成补正。（责任

                单位：自治区各有关部门单位，各电网企业、发电企业按职责分


                工负责）

                      五、全面施行前期手续并联审批



                    - 2 -]]></page><page Index="3"><![CDATA[新能源和电网项目办理文物调查、社会稳定风险评估、环境


                影响评价、水土保持方案、洪水影响评价、矿产压覆、生态红线


                不可避让性评估等各类审批手续时，依据项目单位申请实行并联

                审批，除相关法律、法规、国家政策规定的要件之外，不得互为


                前置。（责任单位：自治区各有关部门单位按职责分工负责）

                      六、做好项目用地交付前期工作


                      新能源和电网项目核准（备案）后，旗县（市、区）人民政


                府在 45 个工作日内完成土地收储、圈墙清表、文物勘探等工作，

                实现“净地供应”，项目单位提供资金保障。新能源和电网项目


                在城镇建设用地规划范围内取得的国有建设用地，对符合条件的

              （四至清晰、权属无争议、缴纳完相关税费），全面推行“交地即


                交证”，实现交地与建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、


                不动产权证书同步办理。（责任单位：自治区自然资源厅，各

                盟行政公署、市人民政府，各电网企业、发电企业按职责分工


                负责）


                      七、优化新能源、电网项目土地手续办理

                      持续抓好《内蒙古自治区人民政府办公厅关于进一步简化电


                网项目审批的通知》（内政办字〔2022〕55 号）相关要求的落实


                落地，加大土地卫片执法检查力度，提高风电塔基办理建设用地

                手续效率。（责任单位：自治区自然资源厅，各盟行政公署、市


                人民政府，各电网企业、发电企业按职责分工负责）

                      八、落实社会稳定风险评估手续制度



                                                                                               - 3 -]]></page><page Index="4"><![CDATA[按照《内蒙古自治区重大决策社会稳定风险评估实施办法》


                要求，依照有关规定已将社会稳定风险评估作为工程项目可行性


                研究内容的重大工程项目，不再另行评估。新能源和电网项目所

                在地旗县（市、区）人民政府依法依规在土地征收审批申报前，


                组织完成社会稳定风险评估。（责任单位：各盟市党委政法委，

                各盟行政公署、市人民政府，各电网企业、发电企业按职责分工


                负责）


                      九、优化用林用草手续

                      新能源和电网项目的临时使用林（草）地手续应与永久使用


                林（草）地手续同步办理；审批部门受理使用林（草）地申请之

                日起 10 个工作日内，作出行政许可决定或出具审查意见报上级


                部门。（责任单位：自治区各级林草主管部门，各电网企业、发


                电企业按职责分工负责）

                      十、推行代办手续制度


                      新能源和电网项目在办理草原征占用审核审批手续时，旗县


              （市、区）人民政府负责帮助项目单位与相关权利人签订补偿协

                议、签署公众调查表等工作。（责任单位：各盟行政公署、市人


                民政府，各电网企业、发电企业按职责分工负责）


                      十一、做好项目建设配套基础工作

                      在新能源和电网项目开工前，旗县（市、区）人民政府应完


                成征占地、房屋动迁、动迁安置、青赔清障以及与工程相关的交

                通道路、供排水等配套工程建设工作，降低项目非技术成本；负



                    - 4 -]]></page><page Index="5"><![CDATA[责及时处置抢栽抢种、阻碍施工等突发事件。（责任单位：各盟


                行政公署、市人民政府负责）


                      十二、完善项目推进保障机制

                      各盟市要建立推进新能源、电网工程建设工作机制，成立工


                作专班，建立健全项目并联审批、容缺受理、源网协同等推进机

                制，强化责任落实。（责任单位：自治区各有关部门单位，各盟


                行政公署、市人民政府按职责分工负责）


                      十三、着力加强项目监督管理

                      建立项目纳规、审批、建设、并网、市场交易全流程监督管


                理机制，压实主体责任、明确责任分工。建立新能源开发建设管

                理风险防范机制，及时废止不具备开发建设条件的新能源项目，


                为新能源开发建设和高质量发展更好优化资源要素配置，为更多


                有信誉、有实力的企业提供市场空间，为新能源产业和新能源装

                备制造业协同发展创造良好政务和市场环境。（责任单位：自治


                区能源局及有关部门单位，各盟行政公署、市人民政府，各发电


                企业按职责分工负责）
















                                                                     2024 年 2 月 8 日

                     （此件公开发布）



                                                                                               - 5 -]]></page><page Index="6"><![CDATA[抄送：自治区党委各部门，内蒙古军区，武警内蒙古总队。

                           自治区人大常委会办公厅、政协办公厅，自治区监委，自治区
                           高级人民法院，检察院。

                           各人民团体，新闻单位。

                   内蒙古自治区人民政府办公厅文电处                                         2024 年 2 月 8 日印发











                    - 6 -]]></page></pages></Search>